ÁREA AMBIENTAL

LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MEDIANTE UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA SOSTENIBILIDAD

CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT THROUGH A HOLISTIC VIEW OF SUSTAINABILITY

Cely Calixto, Nelson Javier; Gallardo Amaya, Romel Jesús; Zafra Mejía, Carlos Alfonso

Nelson Javier Cely Calixto

nelsonjaviercc@ufps.edu.co

Universidad Francisco de Paula Santander Colombia

Romel Jesús Gallardo Amaya

rjgallardoa@ufpso.edu.co

Universidad Francisco de Paula Santander Colombia

Carlos Alfonso Zafra Mejía

czafra@udistrital.edu.co

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Colombia

Revista de Investigación Agraria y Ambiental

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia

ISSN: 2145-6097

ISSN-e: 2145-6453

Periodicidad: Semestral

vol. 15, núm. 2, 2024

riaa@unad.edu.co

Recepción: 13 Marzo 2023

Aprobación: 10 Julio 2023

Publicación: 14 Junio 2024

URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/130/13050271305027009/

DOI: https://doi.org/10.22490/21456453.6719

https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/about

License Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

CÓMO CITAR:Cely, N., Gallardo, R. y Zafra, C. (2024). La gestión de los proyectos constructivos mediante una visión holística de la sostenibilidad. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 15(2), 211 - 236. https://doi.org/10.22490/21456453.6719

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Resumen: Contextualización: el sector de la construcción cada día está innovando en la postulación y creación de nuevos proyectos responsables con el ambiente, a fin de mitigar las alteraciones negativas producidas por los procesos que se llevan a cabo en la elaboración y levantamiento de estructuras.

Vacío de conocimiento: por esta razón, el campo de esta investigación tiene como objetivo describir la triada de la sostenibilidad en la gestión de los proyectos de construcción, que conllevan un resultado exitoso de un proyecto industrial sostenible.

Propósito: El trabajo tiene como propósito fundamental la incorporación de los enfoques de economía, ambiente y sociedad a las prácticas conocidas de la gestión de proyectos de obras civiles.

Metodología: la metodología empleada en el presente manuscrito fue cualitativa y se aplicó el análisis documental descriptivo correlacional, para identificar y analizar los indicadores de mayor importancia en la gestión de proyectos constructivos con un enfoque de sostenibilidad. La investigación permitió distinguir un considerable número de indicadores clave que se utilizan en el argot actual y que podrían implementarse en los nuevos proyectos con el propósito de buscar sinergias holísticas que mitiguen la incertidumbre de las metas propuestas.

Resultados y conclusiones: como resultado se obtuvo la identificación y categorización de los factores de medición con el propósito de facilitar la conceptualización y consideración en las prácticas de sostenibilidad para los gerentes de proyecto. Con este estudio se contribuye al mapeo de oportunidades de mejora en la sostenibilidad de los proyectos constructivos a partir de la gestión de indicadores, y se resalta la pertinencia de la gestión sostenible para la industria de la construcción.

Palabras clave: gestión de proyectos constructivos, holística en la construcción, indicadores de sostenibilidad, triada de la sostenibilidad.

Abstract: Contextualization: the construction sector is innovating every day in the postulation and creation of new environmentally responsible projects, to mitigate the negative alterations produced by the processes carried out in the elaboration and erection of structures.

Knowledge gap: for this reason, the field of this research aims to describe the triad of sustainability in the management of construction projects, leading to a successful outcome of a sustainable industrial project.

Purpose: the fundamental purpose of the work is to incorporate the economic, environmental, and social approaches to the known practices of civil works project management.

Methodology: the methodology used in this manuscript was qualitative and descriptive correlational documentary analysis was applied to identify and analyze the most important indicators in the management of construction projects with a focus on sustainability. The research allowed distinguishing a considerable number of key indicators that are used in the current jargon and that could be implemented in new projects with the purpose of seeking holistic synergies that mitigate the uncertainty of the proposed goals.

Results and conclusions: as a result of this study, measurement factors were identified and categorized in order to facilitate the conceptualization and consideration of sustainability practices for project managers. This study contributes to the mapping of opportunities for improvement in the sustainability of construction projects based on the management of indicators and highlights the relevance of sustainable management for the construction industry.

Keywords: construction project management, holistic approach to construction, sustainability indicators, sustainability triad.

RESUMEN GRÁFICO

autores.

1. INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad en los proyectos de construcción es un tema ampliamente estudiado y discutido en la actualidad desde el ámbito académico, investigativo e industrial. En esta investigación se entiende el desarrollo sostenible como aquel que logra satisfacer las necesidades presentes sin presuponer el riesgo futuro de una generación, en cumplimiento de los requerimientos de esa necesidad vinculante actual (Ruggerio, 2021). Este desarrollo se ha visto bajo la perspectiva de la triada sostenible, siendo imperativa su aplicación en las dimensiones económica, medioambiental y social, lo cual es ampliamente aceptado en la actualidad (Silva et al., 2020).

Ahora bien, la sostenibilidad en los proyectos de construcción ha evolucionado hacia la integración de la gestión de la sostenibilidad, sin embargo, en el caso de las regiones del tercer mundo son subestimados sus tres componentes en el contexto de la gestión de indicadores que garanticen el éxito del proyecto, las ventajas competitivas y los créditos económicos pretendidos por este tipo de industrias (Khan et al., 2021). De acuerdo con esto, la coordinación de los procesos civiles, recursos, metodologías e indicadores en un proyecto (Hicksa et al., 2019) hacen parte de la cosmovisión determinista de la ingeniería, por ende, surge la necesidad de albergar de manera holística el enfoque de la sostenibilidad en los proyectos de construcción: en primer lugar mostrando las perspectivas de los componentes, social, ambiental y económico, seguido del ciclo de vida del proyecto enmarcado en horizontes del largo plazo, además de involucrar a las partes interesadas e integrar la sociedad desde el cliente interno al cliente externo, en un argumento ético de sostenibilidad durante todas las fases del proyecto, es decir, la planificación, el seguimiento y el control (Faris et al., 2020). No obstante, de forma integral, el proyecto será sostenible en la construcción una vez que se diseñe, conforme y apliquen indicadores a la gestión de los componentes de sostenibilidad, para ello, de acuerdo con Domínguez et al. (2018), el indicador se abordará desde la compresión de señales medibles en el proceso constructivo del proyecto, lo que significa que el indicador en su grado más genérico debe poder limitarse en su alcance y del cual se analiza y toman decisiones basadas en el desempeño.

El enfoque holístico del presente estudio es el descubrir la importancia efectiva de la gestión de proyectos constructivos a través de los componentes de la sostenibilidad; en segundo lugar, sugerir el mapeo central de oportunidades de mejora en la sostenibilidad del proyecto constructivo y exponer mediante datos explorados por diversos teóricos la pertinencia de la gestión sostenible en la construcción. Es necesario tener presente que los proyectos constructivos están guiados por indicadores específicos que permiten lograr objetivos establecidos en cada empresa u organización, con el fin de crear un equilibrio en los componentes económico, ambiental y social (Kim et al., 2015). En la búsqueda de señalar estos indicadores se realiza una revisión de literatura, por tal motivo se analiza la sinergia de la perspectiva de sostenibilidad y los escenarios de los componentes de sociedad, medioambiente y economía; de acuerdo con esto, el objetivo principal del manuscrito es evaluar la sostenibilidad de proyectos constructivos mediante indicadores, recopilando y seleccionando los de mayor injerencia en la contribución en las industrias de obras civiles.

Revisión literaria

La revisión literaria tiene como propósito describir antecedentes que indiquen algunos de los aspectos positivos o negativos de los componentes de sostenibilidad, a fin de crear un enfoque crítico. Para esto, se toman en cuenta aspectos como la gestión constructiva sostenible y los indicadores de sostenibilidad: el económico, social y ambiental. Así, en este manuscrito se evaluaron 61 indicadores por distintos autores y se identificó un enfoque holístico en las edificaciones para obtener un criterio en la toma de decisiones en cada proyecto. Cabe resaltar que los vínculos de sostenibilidad se centran plenamente en tres objetivos, la eficiencia ecológica, la equidad social y la eficiencia económica; así mismo, analiza la interrelación de los tres componentes con los proyectos (Figura 1) (García et al., 2006).

Figura 1.
Diagrama gráfico de revisión literaria

autores.

Gestión de la construcción sostenible

En la industria de la construcción se emplea una cantidad considerable de recursos. que impactan el contexto en donde se desarrolla (Okudan et al., 2021). Sus acciones son personalizadas y, por ende, son de especial interés al momento de acudir a las prácticas de desarrollo y sostenibilidad, ya que se trata de una industria con efectos de un elevado capital de trabajo en su ejecución (Chen et al., 2019). En este sentido, el impacto en los países en vía de desarrollo se convierte en una de las principales coyunturas a resolver, dado que se propende con especial urgencia en la minimización en la administración del consumo energético, hídrico y material, a favor de conseguir altos niveles de rentabilidad a la vanguardia de la globalización (Goel et al., 2019). Es importante resaltar que los indicadores económicos de sostenibilidad reflejan la síntesis cuantitativa, significativa y legítima de la viabilidad de los proyectos u otras actividades que se puedan relacionar con crear un ambiente sostenible (Sancho et al., 2017).

La priorización en la resolución de las brechas del capital y el medio ambiente en los proyectos de construcción ha permitido la adopción de sistemas de gestión ambiental que han quedado obsoletos o limitados en confrontación a los retos y riesgos no identificados mediante este tipo de métodos de control (Shojaei et al., 2018). A raíz del uso de sistemas incipientes, la implementación de la ISO 14004, 14042 y 14043 se han propuesto como una adopción sugerida en la literatura con el fin de sintetizar factores como las emisiones de gases de efecto invernadero, efectos en las cuencas hídricas, vegetales y humanas, afectaciones al suelo, entre otras (Araujo et al., 2020). El indicador social se fundamenta y de igual manera se prioriza la relación conjunta de las personas que rodea, sus formas de organización, sus interacciones, la participación en la toma de decisiones y la distribución o redistribución de los beneficios del desarrollo (Puentes et al., 2021).

Indicadores de sostenibilidad

A lo ancho de la literatura y de los métodos de sostenibilidad en las edificaciones se describen diversos tipos de indicadores (KPIs) que son útiles, no solo para los proyectos, sino en la toma de decisiones en tiempo real (Sharma, 2019). Cabe aclarar que su aplicación y efectividad dependerá de múltiples factores, es decir, la demostración de estos en el campo de estudio aún se encuentra en investigación (Sala et al., 2020). En la literatura se describen KPIs cuantitativos en cuanto al uso eficiente de la energía, medición tarifaria y otros no energéticos como los indicadores del entorno (Santoli, 2019), el rendimiento ambiental se focaliza o se centra en medir la función ambiental de cada alternativa propuesta (Soria et al., 2015).

Algunas de las manifestaciones de los KPIs son la dificultad en su agrupación integral a un factor especial, ejemplo de ello, son los energéticos que son distribuidos de acuerdo con la necesidad de medición con relación a la fiabilidad, calidad, interacción, consumo, demanda, etc. (Lima et al., 2021); por tanto, el analista deberá ser meticuloso y establecer criterios de confiabilidad en la selección. Al Dakheel et al. (2020), indican que se puede optar porque estos sean comparables, confiables, familiares, medibles e integralmente holísticos, sin embargo, requerirían de experimentación en casos reales para exponer su funcionamiento y efectividad, por lo tanto, cabe resaltar que la sostenibilidad "es la correlación que existe entre los sistemas humano y ecológico, y que logra mejorar y desarrollar la calidad de vida, conservando en el mismo lapso, la estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas que sustentan la vida” (Ordoñez et al.,2015).

Enfoque holístico en las edificaciones

La complejidad de los sistemas de construcción ha suscitado el interés por una visión global, para ello es necesaria la aplicación de tecnologías innovadoras, entre estas la inserción del Building Information Modeling (BIM, por sus siglas en inglés), la integración del diseño de procesos, la sostenibilidad y los sistemas de pensamiento (Mortaheb y Mahpour, 2016); por lo que dentro de estos procesos se incluyen la planeación, estimación, determinación y el control de cada proyecto de construcción (Porras et al., 2015).

De modo que, desde una concepción global de los proyectos de construcción, su complejidad se basa en un esfuerzo conjunto por las interacciones sinérgicas de las metodologías reseñadas anteriormente (Asnaashari, 2011). Inicialmente, dichas combinaciones parciales o globales se fundamentan en el pensamiento crítico y se amplían a una filosofía aplicada, a través de métodos de ingeniería funcionales, con el propósito de resolver sistemas constructivos de alta complejidad, incertidumbre y mutables (Baduge et al., 2022). Se cree que es evidente que esta cosmovisión tiende a mitigar la incertidumbre del proyecto desde las partes al todo que lo conforman para su uso, lo que significa que un enfoque holístico es la búsqueda efectiva y armónica de las fortalezas, debilidades, decisiones y potenciales impactos de los flujos de trabajo aguas arriba y aguas abajo del proyecto (Maher et al., 2018).

En efecto, la integración de estrategias en la sostenibilidad constructiva mediante el involucramiento de medidas y señales oportunas en el tiempo favorecen la orientación de los programas, la materialidad, los componentes y las actividades del usuario (Akhimien et al., 2020). Estas implicaciones de acuerdo con Kamari et al. (2020), se convierten así en el involucramiento corporativo del cliente interno, cliente externo, contratistas, sociedad, profesionales de la construcción y entidades gubernamentales, cuyo esfuerzo se orienta a la agilidad y simplicidad de las partes involucradas, entendidas como métodos, criterios, personas, etc., para el logro exitoso del proyecto en forma completa y coordinada.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El método de revisión sistemática estándar de artículos científicos

Se inició una revisión sistemática mediante el método PRISMA, el cual comenzó recopilando información en el software Science Direct y Web of Science, al digitar el término “sostenibilidad” arrojo un valor de 2.133 documentos relacionados, que posiblemente se puedan usar para adquirir información relacionada. Otra palabra clave para la investigación fue “proyectos constructivos”, del cual se obtuvo un valor de 278 documentos claves para la recopilación de datos, obteniendo un total de 2411 documentos; de estos archivos se seleccionaron 356 que aparentemente cumplían con las expectativas y fueron filtrados mediante el proceso de revisión sistemática para la conformación del artículo científico (Figura 2).

Figura 2.
Diagrama de Flujo revisión sistemática estándar de artículos

autores.

La metodología empleada en la presente investigación es del orden documental descriptivo correlacional, dirigido a identificar y analizar los indicadores de mayor importancia en la gestión de proyectos constructivos con un enfoque de sostenibilidad. El documento se efectuó por medio de estudio, recuperación, selección y análisis de otras investigaciones previamente informadas en la literatura.

En primer lugar, se describen los manifiestos que posibilitan los conocimientos teóricos del objeto de estudio, en lo que respecta a la gestión de proyectos constructivos de índole sostenible desde la holística del método. La metodología empleada se puede observar en el diagrama de la Figura 3. Inicialmente se realiza identificación de los términos clave y se establecen los criterios de búsqueda, seguidamente se fundamentan las ecuaciones de búsqueda en las bases de datos científicas Science Direct y Web of Science, al ser consideradas entre las más mencionadas en el argot científico e investigativo. Posteriormente se realizó condensación de aquellas fuentes que aportaron mayor grado injerencia hacia el tema tratado, teniendo en cuenta criterios como el periodo de publicación, propósito del trabajo, fuentes duplicadas, periodicidad inferior a cinco años y confiabilidad de la información.

Figura 3.
Diagrama metodológico

autores.

Las investigaciones literarias seleccionadas se agrupan en un conjunto de 30 referencias, las cuales cumplen con las características específicas mencionadas anteriormente, la gestión de proyectos constructivos, sus indicadores de gestión y la visión holística de la sostenibilidad. La identificación y análisis se lleva a cabo con el fin de reseñar los factores de conveniencia del marco teórico, en los que se especifica la conceptualización y holística de la gestión de los proyectos en el marco de las construcciones. Se hizo imperativo considerar el escenario y proceder de oportunidades para la mejora en la sostenibilidad del proyecto constructivo, así como la pertinencia de la gestión sostenible en el entorno latinoamericano.

Este artículo se podría convertir en una herramienta de información para aquellos interesados en la temática de construcciones u obras civiles de relativa importancia a nivel nacional y regional, gracias al contenido del pensamiento crítico y el marco genérico al que se alude a sintetizar las definiciones de los componentes de la sostenibilidad en la gestión de los proyectos, en la dirección del desarrollo sostenible en las organizaciones y, en especial, enmarcado en la ingeniería civil.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La revisión sistemática de la literatura ha sido un método eficaz en la identificación de indicadores propios en la gestión holística de los proyectos constructivos (Hicks et al., 2019). Según lo relatado en los antecedentes investigativos, a partir de un panorama en el alto nivel de la administración del proyecto, dichos indicadores pueden verse aceptados de manera general por la industria. Para lo que es necesario mantener la objetividad en relación con factores como la cultura, la conciencia, la voluntad y el estado (Shi et al., 2023).

Tabla 1.

Indicadores de la sostenibilidad económica

autores.

En relación con lo planteado, este se convierte en un documento útil en la dirección del enfoque gerencial de los proyectos con miras al éxito de la gestión sostenible (Braulio et al., 2022). Ahora bien después de realizar la depuración en el registro de indicadores clave orientada a la triada de la sostenibilidad se reducen a 61 los indicadores, categorizándose en componentes económico, medio ambiente y sociedad, categorización que se logra en la intersección de la literatura sujeta a los cuestionamientos directivos que los describen; es decir, si la investigación hace énfasis sobre los factores, deliberadamente se clasifica bajo esta arista, de no ser así, el equipo investigativo valora el indicador de la triada con mayor importancia. Cabe aclarar que el orden que secundan los indicadores carece de jerarquía.

Tabla 2.

Indicadores de la sostenibilidad ambiental

autores.

En el aspecto económico (Tabla 1) resalta la sostenibilidad medida en los proyectos de ingeniería y viabilidad financiera, de allí que desde este factor puede estimarse que un proyecto de construcción es viable para la inversión en estimación de la multi variabilidad que se ha incrementado en un horizonte de planeación específico (Mortaheb y Mahpour, 2016). Además, es ambientalmente sostenible en la calidad para la generación de valor ambiental en el entorno de ejecución y en la prestación incremental de componentes de ventaja en el impacto que este pudiera acusar (Silva et al., 2020); razón por la cual la planificación ambiental (Tabla 2) es una práctica común en el contexto universal y en Latinoamérica. A su vez, al integrarse adecuadamente con la valoración en la gestión se permite la trascendencia a lo intangible, que es beneficiosa para la sociedad (Walker et al., 2020). De esta manera las partes interesadas e involucrados directa o indirectamente tienden a la generación de riquezas materiales, comerciales y económicas (Gholipour et al., 2022). Por su parte, en el factor social (Tabla 3) la transmisión asertiva de las formas de comunicación y el clima integral del trabajo son dos de los aspectos clave en el éxito de los proyectos (Sophie et al., 2022).

Tabla 3.

Indicadores de la sostenibilidad social

Indicador | Descripción | Referencia
Responsabilidad social | Se refiere a las prácticas, competencia y costos con transparencia en favor de los intereses sociales | Shi et al. (2023)
Financiamiento social | Estimaciones e inclusión presupuestal para las acciones sociales | He et al. (2022)
Integración socio natural | Todas las formas que permiten las sinergias de la triada de la sostenibilidad | Gholipour et al., (2022)
Prácticas laborales | Se trata de las relaciones de empleabilidad, capacitación, educación, entorno laboral e integralidad en las fases de gestión del equipo del proyecto | Sophie et al. (2022)
Evaluación social | Comprensión y análisis de las necesidades del entorno social esperado | Custodio et al. (2023)
Empleo sostenible | Inclusión en la empleabilidad del talento joven y escenarios en la creación de trabajos verdes | He et al. (2022)
Derechos Humanos | Se refiere a la gestión social, principios morales y estándares regulados por el derecho nacional e internacional | Ruggerio (2021)
Independencia del proyecto | Los factores externos políticos no pueden primar por encima del interés colectivo de la sociedad | Kamari et al. (2020)
Informes sociales | La data social a través del análisis estadístico | Shen and Li (2023)
Procesos de transparencia | La transparencia entre proveedores y clientes primará mediante procesos tecnológicos y culturales que lo garanticen | Hicks et al. (2019)
Ausencia de burocracia | Entrega oportuna y eficiente a la sociedad de los entregables del proyecto | Goel et al. (2019)
Relación contratista-proveedor | Mejoras en las relaciones para la cadena de suministro mediante procesos de estabilidad sostenible | Othman et al. (2020)
Alcance y limitaciones del proyecto | Se refiere a la planeación del proyecto de forma concreta y delimitada | Kamari et al. (2020)
Estrategia de beneficios holísticos | La búsqueda de la optimalidad del proyecto se ejecutará por medio de la estrategia | Chen et al. (2019)
Calidad en la mano de obra | Se trata de las propiedades tangibles en las características del personal en relación con saberes, habilidades y experiencias | Chen et al. (2019)
La competitividad como filosofía | La maximización de la productividad se enmarcará en las sinergias del trabajo en equipo y la cooperación | Gholipour et al. (2022)
Aplicación de sistemas de gestión de calidad | Se trata del logro en el aseguramiento de la calidad | Ruggerio (2021)
Transformación cultural | La gestión y aseguramiento de los resultados, procesos y riesgos es responsabilidad de todos | Othman et al. (2020)
Integralidad en la contratación | Incluye además de los términos generales del documento, las atribuciones integrales, en cuanto a seguros, riesgos, condiciones especiales y actividades | Sophie et al. (2022)
Licitación del proyecto | La generación del valor para el proyecto mediante procesos guiados a los objetivos deseados en la alta dirección | Baduge et al. (2022)
Adaptabilidad del proyecto | Se refiere a la capacidad de cambio con relación a los atributos del entorno, tecnologías, personas y contextos | Akhimien et al. (2020)
Gestión de activos intangibles | Intangibles tales como derechos de patente, registros de marca, nombres comerciales, entre otros | Custodio et al. (2023)
Multidisciplinariedad en la gestión del proyecto | El éxito del proyecto depende de las experiencias multifactoriales que impactan la gestión | Shen and Li (2023)
La confianza en la gestión del proyecto | A mayor confianza el desempeño del proyecto puede mitigar la incertidumbre | Shi et al. (2023)
Modelo PHVA en el proyecto | Los procesos básicos de mejora procuran la mitigación de los bajos rendimientos | Yi and Lim (2021)
Estilo de liderazgo | La influencia entre niveles de la dirección buscará la plenitud en la visión y hallazgo del potencial en el personal | Akhimien et al. (2020)
Toma de decisiones | Los datos como mecanismo estructural a todo nivel de la decisión | Hicks et al. (2019)
Gestión del conocimiento en el proyecto | Indagación constante para la inmersión de nuevos aprendizajes, cuya permeabilidad en este y nuevos proyectos sea posible | Goel et al. (2019)

autores.

Visto de esta forma, los indicadores en la gestión sostenible de los proyectos son una configuración de soporte de la mejora continua, que se asocia a la organización y grupos de interés con los aspectos materiales (Rajabi and Romdhane, 2022); entre estos, los recursos técnicos, medioambientales, financieros, tecnológicos y gerenciales (Shen and Li, 2023). Como era de esperarse, los proyectos de construcción terminan por aportar de manera significativa a la sociedad en la mutación urbana, espacial, arquitectónica, social y de desarrollo en el entorno en que se desenvuelve (D'Inverno et al., 2020); es por eso por lo que, la sostenibilidad es holística al ser incluyente previamente a las etapas de prefactibilidad, inicial, ejecución y de finalización del proyecto (Goel et al., 2019).

De la categorización holística propuesta desde los componentes de la sostenibilidad, el que se puede considerar con importancia relativa en su gestión es el factor social, en vista de que la información, los costos, las personas y las tecnologías implementadas, pueden impactar negativamente a las sociedades o antagónicamente ser positivas en la trasfiguración de escenarios exitosos y de beneficios gerenciales y éticos (Mahmoodi and Ghobakhloo, 2022). En la perspectiva presentada, la alta dirección al comprender las posibilidades de la sostenibilidad en la extensión de metodologías integrales, como es el marco de indicadores encontrados, evidencia que es útil en el análisis e interpretación de mejores prácticas constructivas (Domínguez et al., 2018). Por consiguiente, la investigación contribuye a que escenarios multifactoriales de subjetividad en el caso latinoamericano apuesten por la implementación de sistemas consensuados en la universalidad (Adelina and Roxana, 2016), debido a que, la holística es responsable de engranar sinergias de todas las partes al todo, repercutiendo así en una mayor probabilidad de éxito independiente de las atribuciones subjetivas que no son menos importantes o relevantes en la planeación sostenible (Santoli, 2019); no obstante, estas se transforman en pilares con transversalidad en los componentes de economía, ambiente y sociedad, en armonía con las facilidades de despliegue administrativo, técnico y gerencial.

4. CONCLUSIONES

La gestión holística de los proyectos de construcción implica considerar todos los aspectos del proyecto, incluidos los factores técnicos, financieros y sociales, para lograr un resultado exitoso. Este enfoque enfatiza la colaboración, la comunicación y el uso de las mejores prácticas en la gestión de proyectos, además de considerar la sostenibilidad a largo plazo y el impacto del proyecto en la comunidad. Una gestión holística eficaz requiere un equipo de proyecto sólido, metas y objetivos claros, así como un seguimiento y evaluación regulares, para garantizar que el proyecto se mantenga encaminado y alcance los resultados esperados, visión a la que optar en el contexto latinoamericano, en vista de que, este tipo de formas exteriores en la gestión favorecen la aplicabilidad objetiva al integrar en dicho sistema las variables que quizás un sistema de gestión ambiental no llegase a implicar.

Ahora bien, un proyecto de construcción se refiere a la planificación, coordinación y control de todos los procesos y recursos necesarios para llevar a cabo la obra de manera eficiente, esto significa gestionar adecuadamente los materiales, equipos, personal y transporte, para optimizar los plazos de entrega, reducir los costes y evitar el desperdicio. Una gestión logística eficiente puede contribuir a la rentabilidad y al éxito de los proyectos, al reducir retrasos, errores y gastos innecesarios.

Por otro lado, los indicadores de sostenibilidad son herramientas para medir y evaluar el desempeño ambiental, social y económico de los proyectos de construcción. Estos indicadores son esenciales para identificar y cuantificar los impactos ambientales y sociales de las actividades de construcción, así como para establecer metas y objetivos de mejora y promover la implementación de prácticas más sostenibles, como el uso eficiente de los recursos, la reducción de emisiones contaminantes, la gestión adecuada de los residuos y el fomento de la responsabilidad social, teniendo en cuenta los indicadores de sostenibilidad en la gestión de los proyectos de construcción.

Los indicadores de sostenibilidad como la cantidad de agua consumida, la huella de carbono y emisiones de dióxido de carbono durante el transporte de materia prima, brindan una forma medible de rastrear y evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto. De esta manera, pueden ayudar a garantizar que el proyecto se desarrolle de manera responsable y sostenible y, también, abonan en la a identificación de áreas en las que se pueden realizar mejoras. Además, los indicadores de sostenibilidad hacen que un proyecto cumpla con los requisitos reglamentarios y se pueden usar para evaluar el desempeño general del proyecto a lo largo del tiempo. En general, el uso de indicadores de sostenibilidad contribuye a garantizar que los proyectos de construcción estén alineados con objetivos de sostenibilidad más amplios y promuevan la resiliencia y el bienestar social a largo plazo.

El factor social, que incluye la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo, es crucial en la gestión de los proyectos de construcción. La comunicación efectiva entre los miembros del equipo, así como entre el equipo y las partes interesadas, garantiza que todos estén en sintonía y que cualquier problema o inquietud se aborde de manera oportuna. El trabajo en equipo permite el uso eficiente y efectivo de los recursos, mientras que un fuerte liderazgo asegura que el proyecto se mantenga encaminado y alcance sus objetivos. En general, el factor social juega un papel vital en el éxito de los proyectos de construcción, puesto que ayuda a garantizar que todos trabajen juntos hacia un objetivo común.

Agradecimientos

Los autores manifiestan sus agradecimientos a la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Cúcuta y Ocaña; la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por el apoyo y la participación en este artículo de estudio; así como a los grupos de investigación en Hidrología y Recursos Hídricos (HYDROS), el grupo de investigación en construcción, geotecnia y medio ambiente (GICMA) y el grupo de Grupo de Investigación en Ingeniería Medioambiental (GIIAUD).

LITERATURA CITADA

Adelina, D., and Roxana, S. (2016). Indicadores económico-financieros-vectores de desempeño presupuestario. Estudio de caso Rumania. Procedia Economía y Finanzas, 39, 833–839. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30262-3

Akhimien, N. G., Latif, E., and Hou, S. S. (2021). Application of circular economy principles in buildings: A systematic review. Journal of Building Engineering, 38, 102041. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.102041

Altamirano-Ávila, A., and Martínez, M. (2021). Evaluación de la sostenibilidad urbana de cinco ciudades latinoamericanas mediante el uso del índice SDEWES. Revista de Producción más Limpia, 287, 125495. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125495

Al Dakheel, J., Del Pero, C., Aste, N., and Leonforte, F. (2020). Smart buildings feature and key performance indicators: A review. Sustainable Cities and Society, 61, 102328. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102328

Ali, B., Hedayati-Dezfooli, M. y Gamil, A. (2023). Evaluación de la sostenibilidad de las vías de generación de energía de energía alternativa a través del desarrollo de indicadores de impacto para el agua, la tierra, las emisiones de GEI y el costo. Revisiones de energía renovable y sostenible, 171, 113030. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.113030

Araújo, A. G., Pereira Carneiro, A. M., and Palha, R. P. (2020). Sustainable construction management: A systematic review of the literature with meta-analysis. Journal of Cleaner Production, 256, 120350. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120350

Asnaashari, E. (2011). A holistic conceptual model for managing construction logistics in building projects: the case of Iran. https://www.semanticscholar.org/paper/9d44652e9e00cf7f9f16d2589bde13b7ff22e2fb.

Baduge, S. K., Thilakarathna, S., Perera, J. S., Arashpour, M., Sharafi, P., Teodosio, B., Shringi, A., and Mendis, P. (2022). Artificial intelligence and smart vision for building and construction 4.0: Machine and deep learning methods and applications. Automation in Construction, 141, 104440. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104440

Braulio-Gonzalo, M., Jorge-Ortiz, A., and Bovea, MD (2022). ¿Cómo abordan los indicadores de los sistemas de clasificación de edificios ecológicos las dimensiones de la sostenibilidad y los marcos del ciclo de vida en los edificios residenciales? Revisión de evaluación de impacto ambiental, 95, 106793. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106793

Custodio, H. M., Hadjikakou, M., and Bryan, B. A. (2023). A review of socioeconomic indicators of sustainability and well-being building on the social foundation’s framework. Ecological Economics: The Journal of the International Society for Ecological Economics, 203, 107608. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107608

Chen, T., Fu, M., Liu, R., Xu, X., Zhou, S., and Liu, B. (2019). How do project management competencies change within the project management career model in large Chinese construction companies? International Journal of Project Management, 37(3), 485–500. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2018.12.002

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (CEPAL). (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf.

Domínguez, E., Pérez, B., Rubio, Á. L., and Zapata, M. A. (2019). A taxonomy for key performance indicators management. Computer Standards & Interfaces, 64, 24–40. https://doi.org/10.1016/j.csi.2018.12.001

D’Inverno, G., Carosi, L., and Romano, G. (2021). Environmental sustainability and service quality beyond economic and financial indicators: A performance evaluation of Italian water utilities. Socio-Economic Planning Sciences, 75, 100852. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100852

Faris, N., Lee, Y.-S., Meadows, M., Smeltzer, M., Ray, M., Ward, K., Fehnel, C., Houston-Harris, C., and Osarogiagbon, R. (2017). P1.01-021 The impact of smoking status on overall survival in a population-based non-small cell lung cancer (NSCLC) surgical resection cohort. Journal of thoracic oncology: official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 12(1), S461. https://doi.org/10.1016/j.jtho.2016.11.545

Goel, A., Ganesh, L. S., and Kaur, A. (2019). Sustainability integration in the management of construction projects: A morphological analysis of over two decades’ research literature. Journal of Cleaner Production, 236(117676), 117676. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117676

Gholipour, H. F., Arjomandi, A., and Yam, S. (2022). Green property finance and CO2 emissions in the building industry. Global Finance Journal, 51(100696), 100696. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100696.

He, W., Liu, P., Lin, B., Zhou, H., and Chen, X. (2022). Green finance support for the development of green buildings in China: Effect, mechanism, and policy implications. Energy Policy, 165(112973), 112973. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112973

Hicks, B., Culley, S., Gopsill, J., and Snider, C. (2020). Managing complex engineering projects: What can we learn from the evolving digital footprint? International Journal of Information Management, 51, 102016. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.10.001

Kamari, A., and Kirkegaard. (2020). An integrated building design methodology based on systems thinking for reaching sustainability. Education and Digital Theory-Ethics, Cybernetics, Feedback, Theory, 1(38). ecaade2020_036.pdf (cumincad.org)

Kim, C.-J., Kim, J., Hong, T., Koo, C., Jeong, K., and Park, H. S. (2015). A program-level management system for the life cycle environmental and economic assessment of complex building projects. Environmental impact assessment review, 54, 9–21. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2015.04.005

Lima, L., Trindade, E., Alencar, L., Alencar, M., and Silva, L. (2021). Sustainability in the construction industry: A systematic review of the literature. Journal of Cleaner Production, 289, 125730. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125730

Maher, R., Maher, M., Mann, S., and McAlpine, C. A. (2018). Integrating design thinking with sustainability science: a Research through Design approach. Sustainability Science, 13(6), 1565–1587. https://doi.org/10.1007/s11625-018-0618-6

Mahmoodi, E., Fathi, M., and Ghobakhloo, M. (2022). The impact of Industry 4.0 on bottleneck analysis in production and manufacturing: Current trends and future perspectives. Computers & Industrial Engineering, 174, 108801. https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108801

Mortaheb, M. M., and Mahpour, A. (2016). Integrated construction waste management, a holistic approach. Scientia iranica, 23(5), 2044–2056. https://doi.org/10.24200/sci.2016.2269

Okudan, O., Budayan, C., and Dikmen, I. (2021). A knowledge-based risk management tool for construction projects using case-based reasoning. Expert Systems with Applications, 173(114776), 114776. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.114776

Rajabi, S., El-Sayegh, S. y Romdhane, L. (2022). Identificación y evaluación de indicadores de desempeño de sustentabilidad para proyectos de construcción. Indicadores ambientales y de sostenibilidad, 15(100193), 100193. https://doi.org/10.1016/j.indic.2022.100193

Ruggerio, C. A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions. The Science of the Total Environment, 786, 147481. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147481

Sala, J. M. P., and Picallo-Pérez, A. (2020). Sustainability and exergy in buildings. An Exergy Analysis and Thermoeconomics of Buildings (pp. 791–843). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817611-5.00010-2

Santoli, L. (2019). From efficient to sustainable and zero energy consumption buildings (pp. 75–205). In Handbook of Energy Efficiency in Buildings. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812817-6.00038-3

Sophie Wang, Q., Lai, S., Pi, S., and Anderson, H. (2022). Does directors’ and officers’ liability insurance induce empire building? Evidence from corporate labor investment. Pacific-Basin Finance Journal, 73, 101753. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101753

Sharma, A. K. (2020). Evaluation of sustainability indicators of buildings. En Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials (pp. 87–91). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803581-8.10715-5

Shen, C., and Li, P. (2023). Social understanding of green building projects in China (2006–2022): Stakeholders, issue attention and divergences. Environmental Impact Assessment Review, 99, 107004. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.107004

Shojaei, P., and Haeri, S. A. S. (2019). Development of supply chain risk management approaches for construction projects: A grounded theory approach. Computers & Industrial Engineering, 128, 837–850. https://doi.org/10.1016/j.cie.2018.11.045

Shi, Q., Cai, R., Huo, T., You, K., and Cai, W. (2023). A fairly and effective analysis for sharing CO2 emissions reduction responsibility in China’s provincial building sectors. Environmental Impact Assessment Review, 99, 106984. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106984

Silva, J. da, Fernandes, V., Limont, M., and Rauen, W. B. (2020). Sustainable development assessment from a capital’s perspective: Analytical structure and indicator selection criteria. Journal of Environmental Management, 260, 110147. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110147

Walker, NL, Williams, AP y Styles, D. (2020). Indicadores clave de rendimiento para explicar la eficiencia energética y económica en los servicios de agua, e identificar representantes adecuados. Revista de Gestión Ambiental, 269, 110810. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110147

Yi, S. y Lim, SA (2021). Evaluación de la ecoeficiencia de las instalaciones de tratamiento de residuos en Corea. Revista de materiales peligrosos, 411, 125040. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125040

Ordoñez, M. y Meneses, L. (2015). Criterios de sostenibilidad en el subsector vial. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 25(2), 81 – 98. https://doi.org/10.18359/rcin.1433

Sancho, G. García, E. y Rozo, E. (2017). Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, desarrollo y con poblaciones vulnerables. Annals of Tourism Reserach, 9(1), 150-177. https://www.uv.es/sancho/sostenibilidad%20destinospoblaciones%20vulnerables.pdf

Puentes-Ramírez, E., Hidalgo-Guerrero, A., Ortiz-Bernal, Y. y Betancourt-Quiroga, C. (2020). Indicadores de sostenibilidad social y su relación con el concepto de capital social. Revista de Arquitectura, 23(1), 97-104. https://doi.org/10.14718/RevArq.2021.3072

García, S. y Guerrero, M. (2006) Indicadores de sustentabilidad ambiental en la gestión de espacios verdes. Parque urbano Monte Calvario, Tandil, Argentina. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022006000100004

Soria, J. y Valenzuela, L. (2015). Dimensiones relevantes para la evaluación ambiental proactiva de la movilidad urbana. Investigaciones Geográficas, 87, 5-24. https://doi.org/10.14350/rig.34416

Porras-Díaz, H., Sánchez-Rivera, O., Galvis-Guerra, J., Jaimez-Plata, N. y Castañeda-Parra, K. (2015). Tecnologías “Building Information Modeling” en la elaboración de presupuestos de construcción de estructuras en concreto reforzado. Entramado, 11(1), 230-249. https://doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21116

Enlace alternativo

https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/6719 (html)

https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/6719/7045 (pdf)